ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN BÌNH PHƯỚC

https://dbnd.binhphuoc.gov.vn

Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản của một số công trình do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 99/KH-HĐND ngày 24/4/2020 của Thường trực HĐND tỉnh, sáng ngày 15/5/2020, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do ông Trần Ngọc Trai – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh để giám sát công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản của một số công trình trên địa bàn tỉnh.
   Trước đó, trong buổi sáng ngày 13/5/2020, Đoàn đã đi khảo sát thực tế 5 công trình do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư trên địa bàn huyện Hớn Quản, Chơn Thành, Đồng Phú (Mương thoát nước ngoài hàng rào khu CN Tân Khai II; Đường trục chính QL 13 vào khu CN Tân khai II; Xây dựng đường GT phía tây QL 13 kết nối Chơn Thành- Hoa Lư; Nâng cấp bệnh viện đa khoa Chơn Thành; Đường Đồng Tiến - Tân Phú , Đường kết nối các KCN phía tây Nam TP Đồng Xoài).

 Ông Trần Ngọc Trai – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phát biểu tại buổi làm việc

   Theo báo cáo tại buổi làm việc, năm 2020 Ban quản lý dự án xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư và quản lý đối với 48 dự án (16 dự án khởi công mới, 16 dự án chuyển tiếp, 16 dự án quyết toán) với tổng kế hoạch vốn được phân bổ trong năm là 1.252 tỷ 879 triệu đồng, cụ thể: vốn ngân sách tỉnh: 913 tỷ đồng; vốn trung ương là 196,1 tỷ đồng; vốn đầu tư nước ngoài 43,7 tỷ đồng; vốn Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 100 tỷ đồng. Kết quả đến hết 30/4/2020, đã thực hiện giải ngân 169 tỷ 596 triệu đồng, đạt tỷ lệ 13,5% (trong đó: nguồn vốn Trung ương đạt 39%; vốn đầu tư nước ngoài đạt 11%; vốn ngân sách tỉnh đạt 4%; vốn quyết toán đạt 75%; vốn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao quản lý đạt 53%).
   Trao đổi tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đã phân tích và đưa ra các hạn chế trong công tác giải ngân như: tỷ lệ giải ngân vốn đạt thấp; 17/48 dự án do Ban làm chủ đầu tư chưa có tỷ lệ giải ngân với tổng vốn được phân bổ trong năm là 811 tỷ 200 triệu đồng; tất các các dự án có nguồn vốn từ thu tiền sử dụng đất và vốn cổ phần hóa và thoái hóa vốn chưa có tỷ lệ giải ngân; hầu hết các dự án khởi công mới trong 2020 mới thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án,…Qua đó, lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã giải trình và làm rõ nguyên nhân, vướng mắc trong quá trình thực hiện một số dự án, công tác chuẩn bị đầu tư, công tác thực hiện dự án, công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện các dự án trọng điểm chào mừng đại hội Đảng các cấp,…
   Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Ngọc Trai – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã chỉ ra một số nguyên nhân giải ngân chậm của các dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư như: vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (10/32 dự án thực hiện đầu tư vướng trong công tác giải phóng mặt bằng); việc việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chưa bảo đảm tiến độ đã được phê duyệt, chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định; chưa có nguồn để giải ngân, nhiều dự án khởi công mới phải điều chỉnh, thưc hiện lại các bước thẩm dịnh, thẩm tra, trình phê duyệt; vướng trong việc thực hiện một số quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ, Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018,… Đồng thời, đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của từng dự án, kiên quyết đề xuất điều chỉnh giảm vốn đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp; yêu cầu các dự án khởi công mới trong năm 2020 phải hoàn thiện các thủ tục đầu tư và tiến hành khởi công trước 15/6/2020; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhà thầu, tập trung nhân lực, phương tiện, trang thiết bị để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án; chủ động có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng (nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh) theo thẩm quyền hoặc phối hợp với các cấp, các ngành báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án,…

Tác giả bài viết: Hồng Nhung

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây