ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN BÌNH PHƯỚC

https://dbnd.binhphuoc.gov.vn

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát về việc thực hiện hiện Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh

Ngày 30/9/2014, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do ông Điểu Hơn – Trưởng Ban làm trưởng đoàn, giám sát và khảo sát tình hình thực hiện chương trình di dân, định canh, định cư (ĐCĐC) cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lộc Ninh.
Thực hiện Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bình Phước được Trung ương phê duyệt 12 dự án (11 dự án tập trung và 01 dự án xen ghép). Qua 5 năm thực đến nay trên địa bàn tỉnh cơ bản đã hoàn thành 02 dự án ĐCĐC tập trung và 02 dự án xen ghép, đã ĐCĐC cho 592 hộ/1.782 khẩu; còn 04 dự án đang thực hiện dở dang do thiếu nguồn vốn. Tổng kinh phí Trung ương phân bổ từ năm 2008 – 2014 là 60.880/98.051,36 triệu đồng, đạt 62,1% kế hoạch vốn. Kết quả giải ngân đến tháng 8/2014 là 56.149 triệu đồng; nguồn vốn địa phương lồng ghép 16.176/13.580 triệu đồng triệu đồng, đạt 119% kế hoạch vốn.   
Huyện Lộc Ninh được UBND tỉnh phê duyệt 03 dự án ĐCĐC tập trung tổng diện tích 219,43 ha, hỗ trợ đất sản xuất, đất ở cho 188 hộ. Tổng mức đầu tư 36.327,2 triệu đồng, đến nay tỉnh và Trung ương phân bổ nguồn vốn để thực hiện 24.914 triệu đồng, đạt 68,6% kế hoạch vốn. Hiện nay dự án ĐCĐC tại các xã Lộc Hòa đã hoàn thành đưa vào sử dụng theo các hạng mục đã được phê duyệt; 02 dự án tại xã Lộc Thịnh và Lộc Thành đã khai hoang và cấp đất sản xuất cho đồng bào sản xuất, hiện nay UBND huyện Lộc Ninh đang chờ nguồn vốn đầu tư phát triển để thực hiện các hạng mục còn lại. Các dự án hoàn thành đã cấp đất sản xuất và nhà ở ổn định cho các hộ đồng bào DTTS nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo một cách bền vững của địa phương. Bên cạnh kết quả đạt được vừa nêu trên, trong quá trình thực hiện các dự án còn gặp nhiều khó khăn, đó là: nguồn vốn của Trung ương và của tỉnh đối ứng cho các dự án còn chậm riêng 02 dự án xã Lộc Thịnh và Lộc Thành đến nay chưa có nguồn vốn đầu tư phát triển để thực hiện, huyện phải tạm ứng ngân sách huyện để trả cho các đơn vị thi công; một số diện tích đất được giao thực hiện các dự án nằm trong đất lâm phần do các Ban quản lý rừng quản lý khi giao để thực hiện đều đã bị các hộ dân lấn chiếm trái phép. Từ đó công tác thu hồi đất gặp rất nhiều khó khăn, mặt khác nguồn kinh phí hổ trợ đền bù không có nên đến nay vẫn còn một số diện tích chưa giao được cho các hộ dân được thụ hưởng, làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ và hiệu quả thực hiện chính sách.
Qua buổi làm việc, Ban Dân tộc HĐND tỉnh chia sẻ những khó khăn trong quá trình thực hiện các dự án, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch – Đầu tư xem xét kịp thời phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển của tỉnh đối ứng cho 04 dự án ĐCĐC đang thực hiện dở dang và chỉ đạo các sở, ngành liên quan xem xét bố trí lồng ghép nguồn vốn các chương trình khác để hỗ trợ Dự án Lộc Thịnh, Lộc Thành về hệ thống cấp nước sinh hoạt và hỗ trợ giống cây cao su, điều để bà con ổn định sản xuất.

Tác giả bài viết: Văn Sáu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây