ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN BÌNH PHƯỚC

https://dbnd.binhphuoc.gov.vn

Thường trực HĐND huyện Lộc Ninh giám sát tình hình hình thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh vừa tổ chức Đoàn giám sát làm việc với phòng Tài chính - Kế hoạch huyện để giám sát tình hình thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện trong năm 2017. Đoàn giám sát do bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung - UV.BTVHU, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân làm Trưởng đoàn.
     Qua công tác giám sát tại phòng Tài chính - Kế hoạch về thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện năm 2017, Thường trực HĐND huyện đánh giá cao trách nhiệm của Phòng trong việc tham mưu UBND huyện lập danh mục công trình, giao kế hoạch vốn chi tiết, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện đảm bảo theo Nghị quyết HĐND đã đề ra. Trong năm, Phòng Tài chính - Kế hoạch đã phối hợp với các cơ quan có liên quan để thực hiện các công trình, dự án, đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện; kế hoạch vốn được giao là 153,294 tỷ đồng với 130 danh mục công trình, đã giải ngân 86,781 tỷ đồng đạt 57%, ước cả năm giải ngân 133,150 tỷ đồng, ước cả năm đạt 87%; trong đó vốn đầu tư xây dựng cơ bản huyện quản lý là 73,060 tỷ đồng với 80 danh mục công trình, giải ngân 53,681 tỷ đồng, đạt 74%, ước cả năm đạt 100%; đồng thời, giải ngân vốn ngân sách tỉnh đạt 44%, ước cả năm đạt 70%; vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt 51%, ước cả năm đạt 94%; vốn chương trình 755 đạt 28%, ước cả năm 75%; vốn chương trình 135 về giảm nghèo bền vững đã giải ngân đạt 24%, ước cả năm đạt 87%; vốn chương trình 160 đầu tư phát triển kinh tế xã hội tuyến biên giới đã giải ngân đạt 4%, ước cả năm đạt 86%. Phòng đã tham mưu thực hiện thẩm tra quyết toán các chương trình, dự án hoàn thành, tính đến thời điểm giám sát đã quyết toán 12 công trình với số vốn 58,748 tỷ đồng. Tuy nhiên, vẫn còn một số chương trình, dự án giải ngân còn thấp như: một số công trình có vốn ngân sách tỉnh, vốn chương trình 135, vốn chương trình 160, vốn chương trình 755.
     Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Trưởng đoàn giám sát đề nghị phòng Tài chính - Kế hoạch huyện cần tham mưu tốt cho UBND huyện trong việc quản lý, điều hành, đẩy nhanh tiến độ giải ngân và thực hiện các công trình, dự án, đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện. Đề xuất các giải pháp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện giải ngân còn thấp như nguồn vốn ngân sách tỉnh, vốn chương trình 135, vốn chương trình 160, vốn chương trình 755. Trong năm 2018 cần tham mưu UBND huyện lập danh mục chương trình, dự án, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các công trình mà nhân dân và cử tri đang bức xúc, kiến nghị nhiều lần, đảm bảo sát với tình hình thực tế của địa phương. 

 

Tác giả bài viết: KT

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây