ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN BÌNH PHƯỚC

https://dbnd.binhphuoc.gov.vn

Huyện Đồng Phú 20,5% dự án, công trình trong danh mục dự án cần thu hồi đất đã quá 03 năm nhưng chưa thực hiện

Tiếp tục thực hiện nội dung giám sát về tình hình thực hiện danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, trong sáng ngày 30/3/2022, Đoàn giám sát của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh do ông Huỳnh Hữu Thiết - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Đồng Phú.
Đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế đối với 02 dự án thu hồi đất trên địa bàn huyện để xem xét tiến độ thực hiện thu hồi đất của các dự án, đồng thời nắm thông tin về những khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện các dự án (dự án đường tổ 8, tổ 10; dự án xây dựng đường tổ 43 nối dài đến đường Tôn Đức Thắng).
dong phu1
Đoàn khảo sát tại khảo sát tại đường Tổ 8, Tổ 10 thị trấn Tân Phú
 
Theo báo cáo của UBND huyện Đồng Phú, trong giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2021 trên địa bàn huyện đã lập và trình HĐND tỉnh thông qua 166 dự án, công trình cần thu hồi đất với diện tích 4.982,24 ha vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và chuyển mục đích sử dụng từ đất lâm nghiệp của 06 dự án với diện tích 99,11 ha. Kết quả đến cuối năm 2021, trên địa bàn huyện đã và đang triển khai thực hiện 114 dự án, công trình với tổng diện tích là 930,22 ha (đạt 18,67% diện tích cần thu hồi), trong đó: năm 2018 đã thực hiện 05/84 công trình dự án; năm 2019 đã thực hiện 01/45 công trình dự án; năm 2020 đã thực hiện 01/45 công trình dự án). Có 34 dự án, công trình quá 03 năm nhưng chưa thực hiện đề xuất đưa ra khỏi danh mục dự án cần thu hồi đất trên địa bàn huyện (chiếm 20,5%). Việc thực hiện các danh mục dự án trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn, nhiều dự án thu hồi đất chưa được triển khai thực hiện và tiến hành bước thu hồi đất theo đúng quy định; các căn cứ pháp lý để thực hiện thu hồi chưa đảm bảo, do đó nhiều dự án chưa có tính khả thi trong thực hiện thu hồi đất; nguồn vốn thực hiện của địa phương còn hạn chế; phần lớn diện tích đất của các dự án cần thu hồi trên địa bàn huyện là đất của Tập đoàn cao su nên khi thực hiện cần nhiều thời gian để thực hiện đúng các quy trình, thủ tục; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn để xử lý công việc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các dự án còn hạn chế; năng lực chuyên môn của cán bộ làm công tác chuyên môn về lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở địa phương còn thiếu, phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ,…
DSCF5474
Ông Huỳnh Hữu Thiết - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban KTNS HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc các thành viên Đoàn giám sát đã đề nghị UBND huyện giải trình, làm rõ nhiều nội dung có liên quan đến trình tự lập, đề nghị xây dựng danh mục dự án cần thu hồi đất hàng năm trên địa bàn huyện; sự phù hợp của các căn cứ pháp lý để xây dựng các danh mục thu hồi đất; công tác rà soát danh mục dự án đã quá 03 nhưng chưa thực hiện thu hồi đất,…Đoàn giám sát cũng đã đề nghị UBND huyện tiếp thu ý kiến để hoàn chỉnh số liệu, nội dung báo cáo và gửi về Đoàn giám sát để tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả giám sát; quán triệt, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai đến UBND các xã, thị trấn; thực hiện nghiêm các trình thự, thủ tục trong xây dựng danh mục các dự án cần thu hồi đất hàng năm, chỉ đưa dự án vào danh mục dự án cần thu hồi đất khi đã đảm bảo các căn cứ pháp lý, được ghi vốn, phù hợp với quy hoạch của địa phương; tiến hành tổng hợp và rà soát toàn bộ danh mục dự án đã quá 3 năm nhưng chưa thực hiện để tham mưu trình các cấp có thẩm quyền hủy danh mục các dự án,...
 

Nguồn tin: Hồng Nhung

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây